Техно-рабочий проект

Отчет по маршрутам документа

## Параметры документа

Файл |
Комментарий |

Движение документа

### Маршрут №1

№ | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс
1. | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта |  | Выход | Документация по техно-рабочему проектированию | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр
Первичная отчетность – техно-рабочее проектирование | A7.6 Подготовка отчетности
Техно-рабочий проект | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации
2. | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер | В течение пяти рабочих дней. | Вход | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
3. | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Вход | Документация по техно-рабочему проектированию | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
Выход | Папка проекта | {Туннель}
4. | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |  | Вход | Первичная отчетность – осуществление проектных работ | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

### Маршрут №2

№ | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс
1. | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер | В течение пяти рабочих дней. | получает входные данные из | Неутвержденный | A4.2.2.2 Утверждение техно-рабочего проекта
A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами
создает на выходе | Сформированный | A4.2.2.2 Утверждение техно-рабочего проекта
2. | A4.2.2.2 Утверждение техно-рабочего проекта | Руководитель проекта Заказчик Заместитель директора по производству | В течение одного рабочего дня. | изменяет | Неутвержденный | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта
Утвержденный | A4.2.2.3 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам
получает входные данные из | Сформированный | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта
3. | A4.2.2.3 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | имеет на выходе |  | A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами
получает входные данные из | Утвержденный | A4.2.2.2 Утверждение техно-рабочего проекта
4. | A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами | Контролирующие органы | Не регламентируются. | изменяет | Неутвержденный | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта
Утвержденный | A4.2.2.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта
получает входные данные из |  | A4.2.2.3 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам
5. | A4.2.2.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер | В течение одного рабочего дня. | получает входные данные из | Утвержденный | A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами
6. | A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | имеет на выходе |  | A4.2.3.1.1 Поиск субподрядчиков в базе
Техно-рабочий проект | A4.2.3.3.1 Прием площадки. Формирование акта приемки площадки
A4.2.3.3.3 Выполнение СМР
получает входные данные из | Утвержденный | A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами
7. | A4.2.3.1.1 Поиск субподрядчиков в базе | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | получает входные данные из | Техно-рабочий проект | A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта
8. | A4.2.3.3.1 Прием площадки. Формирование акта приемки площадки | Заказчик | В соответствии с условиями договора. | получает входные данные из | Техно-рабочий проект | A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта
9. | A4.2.3.3.3 Выполнение СМР | Лица, выполняющие СМР | В соответствии с заданием и условиями договора. | получает входные данные из | Техно-рабочий проект | A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта