Исполнительная документация

Отчет по маршрутам документа

## Параметры документа

Файл |
Комментарий |

Движение документа

### Маршрут №1

№ | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс
1. | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер | В течение пяти рабочих дней. | Вход | Исполнительная документация заказчиком не утверждена | A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ
Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена | A4.2.4.2 Анализ и утверждение исполнительной документации
Выход | Исполнительная документация | A4.2.4.2 Анализ и утверждение исполнительной документации
2. | A4.2.4.2 Анализ и утверждение исполнительной документации | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Вход | Исполнительная документация | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации
Выход | Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации
Исполнительная документация руководителем проекта утверждена | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
3. | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер | В течение одного рабочего дня. | Вход | Исполнительная документация руководителем проекта утверждена | A4.2.4.2 Анализ и утверждение исполнительной документации
Выход | Исполнительная документация, сформированные акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.4.4 Подписание документации
4. | A4.2.4.4 Подписание документации | Заместитель директора по производству | В течение одного рабочего дня. | Вход | Исполнительная документация, сформированные акт выполненных работ и счет-фактура | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
Выход | Подписанная исполнительная документация | A4.2.4.5 Передача документации заказчику
5. | A4.2.4.5 Передача документации заказчику | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Вход | Подписанная исполнительная документация | A4.2.4.4 Подписание документации
Выход | Исполнительная документация к утверждению заказчиком | A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ
6. | A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ | Заказчик | Не регламентируются. | Вход | Исполнительная документация к утверждению заказчиком | A4.2.4.5 Передача документации заказчику
Выход | Исполнительная документация заказчиком не утверждена | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации
Исполнительная документация утверждена заказчиком | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта
7. | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Вход | Исполнительная документация утверждена заказчиком | A4.2.4.6 Утверждение исполнительной документации и акта выполненных работ
Выход | Исполнительная документация | A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ
A4.3.1.2 Формирование сдаточной документации
Исполнительная документация в папку проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр
Первичная отчетность – формирование исполнительной документации | A7.6 Подготовка отчетности
8. | A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер | В течение пяти рабочих дней. | Вход | Исполнительная документация | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта
Выход | Исполнительная документация | A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах
9. | A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах | Мастер | В течение одного рабочего дня. | Вход | Исполнительная документация | A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ
10. | A4.3.1.2 Формирование сдаточной документации | Ведущий инженер | Не более трех рабочих дней. | Вход | Исполнительная документация | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта
11. | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Вход | Исполнительная документация в папку проекта | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта
Выход | Папка проекта | {Туннель}
12. | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |  | Вход | Первичная отчетность – осуществление проектных работ | A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта